===========================================================================
【ソ フ ト名】　開発マイルストーン (Ver1.12)
【登  録  名】　開発マイルストーン.xls
【著作権  者】　zudaji
【対応  環境】　Windows 2000/XP/Vista
【動作  確認】　Note PC
【開発  言語】　Microsoft Excel
【掲  載  日】　2007/03/15
【作成  方法】　LHA解凍
【ｿﾌﾄｳｪｱ種別】　フリーウェア
【転載  条件】　転載を希望される方は、事前に私宛にメールをください。
【連　絡　先】　zudajijp@gmail.com
===========================================================================

目次

  1.始めに
  2.主な機能
  3.動作環境
  4.インストール＆アンインストール方法
  5.実行方法
  6.注意事項
  7.更新履歴
  8.サポート
  9.免責



■ 1.始めに

    「開発マイルストーン」をダウンロードして頂きまして、誠にありがとうございます。
    「開発マイルストーン」は、開発などのスケジュールを簡単にグラフィカルに
    作成するためのツールです。



■ 2.主な機能

    主な機能として、以下のことができます。

      □開始日と日数を入力するだけでガントチャートが自動的に表示されます
      □月単位、週単位、日単位、時間単位での表示が可能です
      □実績を入力すれば遅れ、進捗状況などが自動的に表示されます
      □休日や祝日などが自動的に計算されて終了日を決定します
      □担当者の作業が重ならないように工数調整できます
      □標準工程を作成しておけば、簡単にスケジュールが挿入できます
      □工数統計グラフにより、過剰工数などが把握できます
      □MSProject(XML形式)のデータをインポートできます


■ 3.動作環境

    ・Microsoft ExcelがインストールされているPCで動作します。
    ・Microsoft Office2000/2003/2007 で動作確認済みです。


■ 4.インストール＆アンインストール方法
    インストールは「km_v***.lzh」を適当なディレクトリを作成し、そこに解凍してください。
    アンインストールはインストールしたディレクトリを削除すれば完了です。
    ※「開発マイルストーン.xls」「km_module.xla」のみで動作可能です。
    ※「開発マイルストーン.xls」についてはファイル名を変更しても構いません。


■ 5.実行方法
    Excelから「開発マイルストーン.xls」を開いて実行してください。


■ 6.注意事項
    ・「km_module.xla」をAddInsディレクトリに置いてください。
    　※「インストール.xls」を使用してアドイン登録が可能です。


■ 7.更新履歴
    2007/03/15 Ver1.0     ・公開

    2007/03/31 Ver1.01    ・日単位、週単位で表示できるように修正
                          ・csvでのファイル入出力機能追加

    2007/05/05 Ver1.02    ・工数項目欄追加
                          ・工数統計グラフ表示機能追加
                          ・現在日線・イナズマ線表示機能追加
                          ・終了日入力時に日数を自動的に更新するように修正

    2007/06/20 Ver1.03    ・個別休日設定追加
                          ・工数調整時に実績と予定で前後に調整
                          ・ファイル出力に期間抽出機能追加

    2007/10/25 Ver1.04    ・進捗率表示機能追加
                          ・コメント表示機能追加
                          ・現在日変更処理追加
                          ・個別出勤設定追加
                          ・人月の日数を指定できるように修正
                          ・行挿入、行削除でのチャート表示不具合修正
                          ・「再表示」で「表示しない」列を表示しないように修正
                          ・データ移行機能追加

    2008/01/07 Ver1.05    ・Excel2007に対応
                          ・時間管理機能追加
                          ・状態表示機能追加
                          ・チャート図形種類追加、選択画面追加
                          ・TODO表示機能追加
                          ・表示書式設定機能強化
                          ・カレンダー入力機能追加

    2008/03/09 Ver1.06    ・MSProjectデータインポート機能追加
                          ・タスク操作機能追加
                          ・日程調整機能追加
                          ・日数/工数/進捗率入力画面追加
                          ・ショートカットキー入力処理追加
                          ・複数ファイル操作可能にした
                          ・チューニング(処理時間60%改善)
                          ・データ移行処理ができない不具合修正
                          ・ファイル入力(既存上書き)でコメントが反映されない不具合修正
                          ・「再描画」を実行すると日数が0日になる不具合修正
                          ・ファイル入力でコメントが反映されない不具合修正

    2008/05/07 Ver1.07    ・工数統計グラフに実績/予想を追加
                          ・月単位/日単位(時間管理)表示機能追加
                          ・実績日数項目追加
                          ・カレンダー時間入力画面追加
                          ・開始日が休日の場合に終了日がおかしくなる不具合修正
                          ・タスク操作による行挿入/削除時の不具合修正

    2008/07/07 Ver1.08    ・スケジュール⇒標準工程へのコピー機能追加
                          ・項目追加(変更)時、入力タスクの罫線/書式を変更するように修正
                          ・担当者一覧シート改善(再描画/キー入力項目追加/担当追加時の自動枠描画)
                          ・設定シート改善(配置変更/キー入力項目増加)
                          ・個別休日設定/個別出勤設定の最大登録数を15⇒100に増加
                          ・項目表示ON/OFF機能追加
                          ・先行タスク線/現在日線/イナズマ線書式変更設定追加
                          ・工数調整実行で終了日と次のタスク開始日が重なる不具合修正
                          ・終了日に時刻が入っていると再描画で日数/終了日がおかしくなる不具合修正
                          ・工数/実績/状態が非表示になっていても再描画で表示されてしまう不具合修正
                          ・担当者選択時、色選択の不具合修正
                          ・日程調整でエラーになる不具合修正
                          ・開始日のないタスクがある場合、再描画で終了日がおかしくなる不具合修正

     2008/12/31 Ver1.09   ・担当者毎ファイル出力機能追加
                          ・全データ削除機能追加
                          ・工程図形に項目名のみ表示する設定追加
                          ・タスクを全てクリアしたときに色々とおかしくなる件を解消
                          ・日単位(時)の図形幅が正しくない不具合修正
                          ・日単位(時)での工数合計が正しくない不具合修正
                          ・日単位(時)での工数調整で開始日が大きくずれてしまう不具合修正
                          ・工数統計で工数が正しく計算されていない不具合修正(予定工数見積りが１日少ない)
                          ・入力補助(ショートカットキー)が効かなくなる不具合修正

     2009/03/15 Ver1.10   ・多言語化対応
                          ・アドイン処理機能追加
                          ・担当者毎(2グループ)に休出日を設定できる機能追加
                          ・ファイル出力でCSVとタブ形式を指定できるように修正
                          ・担当者一覧の追加取得機能追加
                          ・コメント書式設定機能追加
                          ・マクロ、名前定義を全て英字に修正
                          ・ファイル出力の期間抽出でカレンダー入力可能にした
                          ・カレンダーで入力できる範囲を3年先から20年先まで拡張
                          ・データ全削除後に担当者入力画面が表示されない不具合修正

     2009/04/30 Ver1.11   ・オブジェクト選択画面追加
                          ・項目表示選択画面追加
                          ・表示期間設定画面追加
                          ・分入力機能追加(時間を少数入力できるように修正)
                          ・ファイル読み込み時の自動表示範囲取得機能追加
                          ・日数と終了日から開始日を自動計算する機能追加
                          ・予定日が自動計算された場合区別できるように変更
                          ・時間単位表示での開始/終了図形の書式をh:mmに変更
                          ・複数選択状態でのセル変更時に再描画しないように変更

     2009/11/20 Ver1.12   ・グループ表示機能追加
                          ・複数先行タスク対応/先行タスク入力処理機能追加
                          ・コメント表示対象変更/コメント入力処理機能追加
                          ・日数+先行タスク⇒終了日自動入力
                          ・メニューの再表示機能拡張
                          ・チューニング(処理速度改善)


■ 8.サポート
    本プログラムに関しての、ご意見、ご質問等ございましたら、下記までお願い致します。
    
    電子メール : zudajijp@gmail.com


■ 9.免責
    本 プログラムの使用によって発生したいかなる損害に対しても、当方は一切責任を
    負わないものとします。
    またバグの修正、バージョンアップ 等の一切のサポートの責は負いません。



